<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>项目实例-眉山白玉中心</title>
    <link rel="shortcut icon" href="../../img/favicon.ico" type="image/x-icon"/>
    <link rel="stylesheet" href="../../css/projectCase.css">
</head>
<body>
    <div id="container">
        <p class="header">眉山白玉中心</p>
        <img src="../../img/projectCase/1.jpg" alt="">
        <p class="photoBottonP">项目效果图</p>
        <div class="containerContent">
            <p>
                <p class="containerContentHeader">项目概况：</p>
                <p class="containerContentBody">白玉中心项目一期工程包括1#楼与地下车库，主要功能为商业、公寓与地下车库。</p>
            </p>
            <p>
                <p class="containerContentHeader">项目实施：</p>
                <p class="containerContentBody">建立全专业BIM模型，通过管线综合优化，帮助机电设计人员理解复杂的建筑空间，更好地利用建筑空间来进行管线综合，以达到最优的效果，及时发现和解决管线碰撞问题，实现零碰撞；</p>
                <img src="../../img/projectCase/2.jpg" alt="" style="margin-top: 40px">
                <p class="photoBottonP">BIM模型图</p>
                <img src="../../img/projectCase/3.jpg" alt="" style="margin-top: 40px">
                <p class="photoBottonP">管线综合排布</p>
                <p class="containerContentBody">复杂节点施工工艺模拟，重点施工流程动画技术交底；</p>
                <p class="containerContentBody">运用4D工期软件进行进度计划管理。使用4D工期软件进行周进度计划、月进度计划、季进度计划等的编制工作。通过进行施工计划仿真模拟，直观可视化的揭露施工过程中施工空间、设施、资源之间可能存在的冲突和不足，以利于施工计划的改进，显著调高计划的可实施性。</p>
                <img src="../../img/projectCase/4.jpg" alt="" style="margin-top: 40px">
                <p class="photoBottonP" style="margin-bottom: 100px">施工进度模拟</p>
            </p>
        </div>
    </div>

</body>
</html>